2015 m. balandžio mėn. Brazilijos Darbo ir užimtumo ministerija laikinai sustabdė statybą, teigdama, kad tai "rimtas ir neišvengiamas pavojus darbuotojų fiziniam saugumui". Ministerija nurodė susirūpinimą dėl "kolektyvinės apsaugos nebuvimo" ir darbuotojų kritimo rizikos, be to, saugumo trūkumo, techninių ataskaitų apie nuolydžių stabilumą vietoje ir tai, kas buvo apibūdinta kaip potencialiai pavojingas "materialo kaupimasis". Laikinas sustabdymas dar labiau padidino statybos tvarkaraštį, o po to darbai buvo žymiai pagreitinti, o organizacinis komitetas pabrėžė, kad "darbas vėl buvo pakeistas". Dėl to Komisija mano, kad, atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. kovo 18-20 d. Velodrome turėjo vykti dviračių testavimo renginiai, jie buvo atidėti iki 2016 m. balandžio 29 d. - gegužės 1 d., nes vėlavo įrengti velodromo trasą. Kalta, kad Sibiro mediena buvo įrengta netinkamose sąlygomis, todėl ji galėjo iškreipti ir sulenkti. Tai buvo tada, kai UCI prezidentas Brianas Cooksonas viešai išreiškė savo susirūpinimą dėl stadiono užbaigimo, tiesiai pareiškęs žiniasklaidai per spaudos konferenciją po to, kai
2016 m. UCI lenktynių dviračių pasaulio čempionatas, kad vietos užbaigimas per bandomuosius renginius balandžio pabaigoje buvo "iššūkis", ir kad "jei velodromas nebus paruoštas laiku, nebus jokio plano B".