Darbo sudedamųjų dalių struktūroje tokie elementai (veiksmas ar rezultatas), taip pat žinomi kaip darbo paketai, yra elementai, kurie apskaičiuojami pagal išteklių reikalavimus, biudžetą ir trukmę; susiję priklausomybėmis; ir suplanuoti. PBS elemento ir organizacinio vieneto sankryžoje nustatomos kontrolės sąskaitos ir darbo paketai, o našumas planuojamas, matuojamas, registruojamas ir kontroliuojamas. PBS gali būti išreikštas bet kokiu susidomėjimo lygiu. Trys lygiai yra rekomenduojami minimalūs, papildomi lygiai ir tik didelių ar didelių išlaidų elementai, ir du rizikos lygiai tokiais atvejais kaip sistemų inžinerija ar programos valdymas, kai standartiniai PBS pavyzdžiai rodo skirtingą gilumą, pvz., programinės įrangos 5 lygiais ar gaisrų kontrolės sistemos kūrimo lygiais Klausimas 7: kokio elemento negalima suskirstyti į kitus?
baigiamasis elementas