Delengen ing ngisor iki lan banjur wangsulana pitakonan ing basa sing padha karo wacana:  Passage: Ing tanggal 15 Januari 2009, Huntington Ingalls Industries (HII) Northrop Grumman Shipbuilding dianugerahi kontrak $ 374 yuta kanggo karya desain lan persiapan konstruksi kanggo John F. Kennedy. Tanggal 30 September 2010, Northrop Grumman ngumumake manawa persiapan kanggo miwiti konstruksi. Ing tanggal 25 Februari 2011, Angkatan Laut nganakake upacara First Cut of Steel ing Northrop Grumman ing Newport News, menehi tandha wiwitan konstruksi resmi kanggo John F. Kennedy. John F. Kennedy asline direncanakake bakal rampung ing taun 2018. Iki ditambahi nganti taun 2020 sawise Sekretaris Pertahanan Robert Gates ngumumake ing taun 2009 manawa program kasebut bakal ganti dadi program bangunan limang taun supaya bisa dilebokake ing "jalur sing luwih berkelanjutan kanthi fiskal". Ing pungkasan taun 2012, penundaan wis kedadeyan ing konstruksi, lan Departemen Angkatan Laut nyelidiki perpanjangan wektu konstruksi Enterprise lan John F. Kennedy kanthi tambahan rong taun sing bisa nundha mlebu layanan operator nganti taun 2022. Ing wulan September 2013, Kantor Akuntabilitas Pamrentah nyaranake nundha desain rinci lan kontrak konstruksi kanggo John F. Kennedy nganti kekurangan programmatic diurutake. Angkatan Laut lan Departemen Pertahanan wis nolak rekomendasi kasebut. Angkatan Laut ngadhepi tantangan teknis, desain, lan konstruksi kanggo ngrampungake Gerald R. Ford, kalebu ngasilake sistem sadurunge nduduhake kadewasan kanggo memenuhi tanggal instalasi sing dibutuhake. Gerald R. Ford duwe biaya mundhak 22% dadi $ 12.8 milyar, lan kenaikan tambahan bisa uga amarga ora mesthi ngadhepi sistem teknologi kritis lan tukang kapal ing kinerja. Resiko dikenalake ing rencana Angkatan Laut kanggo nganakake tes integrasi sistem utama ing wektu sing padha karo tes lan evaluasi operasional awal. Salah sawijining tumindak sing diarani GAO bisa ditindakake kanggo njamin akuisisi operator kelas Ford didhukung yaiku nganakake analisis biaya-manfaat saka kapabilitas sing dibutuhake lan biaya sing ana gandhengane. Kapal kasebut dipasang ing Newport News, Virginia tanggal 22 Agustus 2015. Minangka bagéan saka tradhisi...  Pitakonan: Pira regane kontrak bangunan kanggo John F. Kennedy?
$374 yuta