Ing struktur breakdown karya unsur kasebut (aktivitas utawa deliverable), uga dikenal minangka paket kerja, yaiku item sing diprakirake ing syarat-syarat kebutuhan sumber daya, anggaran lan durasi; disambung karo ketergantungan; lan dijadwalake. Ing persimpangan unsur WBS lan unit organisasi, akun kontrol lan paket kerja ditetepake lan kinerja direncanakake, diukur, direkam lan dikontrol. WBS bisa ditulis nganti level kapentingan. Telung level minangka minimal sing disaranake, kanthi level tambahan lan mung kanggo item sing larang utawa larang, lan rong level rincian risiko ing kasus kayata rekayasa sistem utawa manajemen program, kanthi conto standar WBS sing beda-beda kanthi jero kaya piranti lunak ing level 5 utawa tingkat pangembangan sistem kontrol kebakaran Pitakon 7: Apa unsur sing ora bisa dipérang maneh?
èlemèn terminal