En Work Breakdown Structure tiaj elementoj (aktiveco aŭ liveraĵo), ankaŭ konataj kiel laborpakaĵoj, estas la eroj kiuj estas taksitaj laŭ rimedpostuloj, buĝeto kaj daŭro; ligitaj per dependecoj; kaj planitaj. Ĉe la krucvojo de la WBS-elemento kaj organiza unuo, kontrolkontoj kaj laborpakaĵoj estas establitaj kaj efikeco estas planita, mezurita, registrita kaj kontrolita. WBS povas esti esprimita malsupren al iu ajn nivelo de intereso. Tri niveloj estas la minimumaj rekomenditaj, kun kromaj niveloj por kaj nur por eroj de alta kosto aŭ alta, kaj du niveloj de detalo en kazoj kiel ekzemple sistemoj inĝenierado aŭ programadministrado, kun la normaj ekzemploj de WBS montrantaj varian profundon kun softvarpunktoj kiel ekzemple softvarniveloj 5 aŭ fajro-sistemo-evoluado.
fina elemento