أكمل الجملة التالية: في أبريل 2015، تم تعليق البناء مؤقتًا من قبل وزارة العمل والتوظيف في البرازيل، مدعياً "خطر خطير وشيك على السلامة الجسدية للعمال". وزعت الوزارة مخاوفها من "غياب الحماية الجماعية" ، وخطر سقوط العمال ، بالإضافة إلى عدم وجود أمن ، ولا تقرير فني عن استقرار المنحدرات في الموقع ، وما وصفه بأنه "تراكم مادة" خطير. وقف البناء المؤقت زاد من الضغط على الجدول الزمني للبناء، مع تسريع الأعمال بشكل كبير بعد ذلك، مع تأكيد لجنة التنظيم على أن "الأعمال عادت على المسار الصحيح". لسوء الحظ، أثبتت التأخيرات أنها مصدر قلق صحيح، لما تم إعادة جدولة مسابقات اختبار ركوب الدراجات المقرر في الأصل أن تجري في فيلودروم في 18 <unk> 20 مارس 2016 إلى 29 أبريل <unk> 1 مايو، بسبب تأخير في تركيب مسار فيلودروم. تم إلقاء اللوم على الظروف السيئة لتثبيت الخشب المصدر من سيبيريا، والذي يمكن أن يؤدي إلى تشوه الخشب وتعويضه. كان وقتها رئيس الاتحاد الدولي للسيارات البحرية براين كوكسون اعلن عن مخاوفه من اكتمال الموقع، وقال بصراحة لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي بعد
بطولة العالم للدراجات على المضمار UCI 2016 ، أن الانتهاء من المكان في الوقت المناسب لفعاليات الاختبار في أواخر أبريل كان "تحديًا" ، وأن "إذا لم يكن المضمار جاهزًا في الوقت المناسب ، فليس هناك خطة ب".