बांधकामापूर्वीची बैठक - पूल बांधण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी बांधकामापूर्वीची बैठक घ्या. डिझाइन सल्लागार उपस्थित असताना, साइट पर्यवेक्षक योजनांचे पुनरावलोकन करेल आणि आपल्या यार्डची तपासणी करेल जेणेकरून डिझाइनमध्ये कोणतेही बदल आवश्यक नाहीत.  खोदकाम - खड्डा खोदला जातो आणि अतिरिक्त घाण काढली जाते किंवा टाकली जाते. पूलच्या भिंती आणि तळाशी या भागाचा काही भाग घेणार असल्याने हे छिद्र तयार झालेल्या तलावापेक्षा थोडे मोठे आणि खोल असेल.  फॉर्म अँड स्टील - आता जेव्हा तलाव खोदला गेला आहे, तेव्हा आपल्या तलावासाठी आवश्यक ताकद जोडण्यासाठी "स्टील रीबार" सह छिद्र बळकट केले जाते.  सिटी इन्स्पेक्शन्स - स्टील रीबार स्थापित केल्यानंतर, एक निरीक्षक आपल्या पूलच्या योजनांचे पुनरावलोकन करेल आणि सर्वकाही कोडनुसार असल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी कामाच्या साइटची तपासणी करेल.  गनीट - आपल्या पूलचे शेल आणि पायऱ्या बनविणारे कंक्रीट क्रू स्प्रे / लागू करतील. जर तुमच्या पोहण्याच्या तलावाच्या डिझाईनमध्ये कोणत्याही स्विमिंग आऊट, फव्वारे किंवा गनीट स्पाचा समावेश असेल तर ते घटक या टप्प्याचा भाग असतील.  बॅकफिल आणि ग्रेड - एकदा गनीट कोरडे झाल्यावर, भिंती आणि ब्रेसेसच्या आसपास बॅकफिलिंग सुरू करण्याची वेळ आली आहे. उत्खननातून मिळणाऱ्या सामग्रीचा वापर तलावाच्या नव्याने बांधलेल्या कवचाच्या आणि उर्वरित अंगणातील जागा भरण्यासाठी केला जातो.  प्लंबिंग इंस्टॉलेशन अँड इन्स्पेक्शन - प्लंबिंग क्रू इंस्टॉलेशन सुरू करतात, आणि आपल्या पूलमधून पूल उपकरणांमध्ये पाईप घालण्यासाठी खंदक खोदतात. पाण्याच्या वैशिष्ट्यांसाठी कोणतेही पाईप्स जसे की स्प्रे, फव्वारे किंवा रॉक फॉल्स स्थापित केले जातील, तसेच पूल रिटर्न लाईन्स आणि स्किमर (s) स्थापित केले जातील. प्लंबिंगची स्थापना झाल्यानंतर, शहर पूर्ण झालेल्या कामाची तपासणी करेल.  साइट ग्रेड - डेकिंग ठेवण्यापूर्वी, बांधकाम कर्मचारी पोट तयार करण्यासाठी सब-बेस तयार करतील आणि कॉम्पॅक्ट करतील.  टाइल आणि कॉपिंग इंस्टॉलेशन - टाइल क्रू आपल्या पूलच्या वॉटरलाइन टाइल आणि कॉपिंगची स्थापना करतील. या टप्प्यामध्ये अतिरिक्त काम देखील वेगवेगळ्या गटांद्वारे केले जाऊ शकते जर आपल्या पूलच्या डिझाइनमध्ये रॉकचा वापर केला गेला असेल. जर तुमच्या पूलच्या डिझाइनला तुमच्या डेकच्या कोणत्याही भागाच्या काठावर एक समर्थन भिंत आवश्यक असेल तर ते या वेळी बांधले जाईल.  डेक इंस्टॉलेशन - क्रू आकार तयार करतील आणि आपल्या डेक आणि कोणत्याही प्लांटर क्षेत्रांना रेत देतील. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडलेले रॉक किंवा टाइल फिनिश लागू केले जाते.  इलेक्ट्रिकल - प्री-इलेक्ट्रिकल उपकरणे हुक अप: आपले पूल पंप, फिल्टर आणि गॅस हीटर स्थापित करणे (जर लागू असेल तर). आपल्या पूल उपकरणाद्वारे वापरल्या जाणार्या मुख्य विद्युत पुरवठ्यासाठी नळ चालवा. पोहण्याच्या तलावासाठी आवश्यक असलेली लाइटिंग आणि वायरिंगही ते बसवतील. या वेळी शहराची तपासणीही केली जाते.  स्क्रीनिंग - जर आपण स्क्रीनसाठी निवड केली असेल तर तळटीप ओतले जाते आणि स्क्रीन तयार केली जाते. पूल प्लास्टर - आपल्या स्विमिंग पूलची कंक्रीटची पृष्ठभाग तयार करा, आणि नंतर आपल्या पूलची समाप्ती लागू करा आणि पूल पाण्याने भरा - पाण्याखाली उपचारित समाप्ती. एकदा सुरू झाल्यावर, पाणी भरले जाईपर्यंत, पाणी सतत चालू ठेवणे आवश्यक आहे. जेव्हा पाणी टाइल लाइनच्या अर्ध्यावर (आपल्या वॉटरलाइन टाइलच्या मध्यभागी) पोहोचेल तेव्हा आपला पूल पूर्णपणे भरलेला मानला जाईल.  स्वच्छता आणि तपासणी - या टप्प्यात, आपल्या तलावाच्या बांधकामादरम्यान तयार केलेला कोणताही कचरा काढा आणि आपल्या यार्डची अंतिम ग्रेड देखील पूर्ण करा. बहुतेक समुदायांमध्ये, आपल्या शहरातील एक निरीक्षक आपल्या पूल क्षेत्राची तपासणी करेल जेणेकरून ते वापरणे सुरक्षित आहे आणि सर्वकाही योग्यरित्या पूर्ण झाले आहे याची खात्री करा.  पूल शाळा - जेव्हा पूल संतुलित असेल तेव्हा सेवा विभाग अभिमुखता नियोजित करण्यासाठी आपल्याशी संपर्क साधेल. या माहितीपत्रकात तुमच्या नवीन तलावाबद्दल तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर त्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील तसेच तुमच्या तलावाच्या उपकरणाचा योग्य वापर कसा करायचा हेही तुम्हाला सांगण्यात येईल.  पोहा!
जमिनीखालील तलाव तयार करण्यासाठी कोणती महत्त्वाची पावले उचलली जातात?